<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="de-DE" xml:lang="de-DE" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. &gt;&gt; adopted for V-Modell-XT &lt;&lt; 0.4.1a. See http://www.hj-gym.dk/~hj/writer2latex for more info. -->
  <head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/">
    <title>Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
    <link href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" rel="schema.DC" />
    <meta content="Vassilis Rizopoulos" name="DC.creator" />
    <meta content="2007-10-10T09:33:39" name="DC.date" />
    <meta content="de-DE" name="DC.language" />
    <link href="exportfiles/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body id="toc108">
    <div id="header">
      <div class="up">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="c3cdfb31207000.html">Zurueck</a>] [<a href="fa8bfb31218890.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
      <div class="down">
        <hr />
      </div>
    </div>
    <div dir="ltr" id="content">
      <h1><span class="SectionNumber">3 </span>Teil 3: <a id="ref6aa6f7a07a969d"></a>V-Modell-Referenz Tailoring</h1>
      <h2><span class="SectionNumber">3.7 </span><a id="ref1500ffbca526ac9"></a>Projektdurchführungsstrategien</h2>
      <h3><span class="SectionNumber">3.7.2 </span><a id="ref9b5bfb31211a99"></a>Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</h3>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Beschreibung</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wie in Teil 1: →<a href="Projekt-V-Modell-XT.html#ref12476fba6d84a67">Grundlagen des V-Modells</a> bereits erläutert wurde, stellt das V-Modell für unterschiedliche →<a href="44e3fbda665f67.html#ref4b99fbe91d963b">Projekttyp</a>en jeweils speziell angepasste →<a href="44e3fbda665f67.html#ref13641fbe9196606">Projektdurchführungsstrategie</a>n zur Verfügung. Die Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref9b5bfb31211a99">Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</a> beschreibt eine entsprechende Vorgehensweise für den Projekttyp →<a href="1369cfd47f59793.html#ref1369cfd47f59793">Systementwicklungsprojekt (AN)</a>.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="#ref9b5bfb31211a99">Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</a> basiert auf der Grundidee, dass das neue System weitgehend durch Integration bestehender Systemelemente erstellt wird. Wie bei anderen Projektdurchführungsstrategien auch wird dabei davon ausgegangen, dass die Anwenderanforderungen bereits zu Beginn des Projektes vom Auftraggeber fest vorgegeben worden sind. Nachdem die Anforderungen im Entscheidungspunkt →Anforderungen festgelegt fixiert worden sind, sind nachträgliche Änderungen an den Anforderungen lediglich über das Problem- und Änderungsmanagement sowie über den →<a href="44e3fbda665f67.html#ref37a1fbe919a38f">Entscheidungspunkt</a> →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> möglich. Der Auftragnehmer entwirft und realisiert das System auf der Basis von Komponenten und liefert gegebenenfalls das System in Stufen (Teilsystemen) aus, die jede für sich abgenommen werden können.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Ein für die Integration vorgesehenes Systemelement (z.B. ein Segment oder eine HW/SW-Einheit) hat eine klar definierte Schnittstelle nach außen, kapselt Entwurf und Implementierung und kann mit anderen Systemelementen verbunden werden. Es ist sowohl fachlich als auch technisch unabhängig und besitzt eine gewisse Größe (im Sinne eines wirtschaftlichen Wertes). Allgemein werden von einem Systemelement für die Integration in der Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref9b5bfb31211a99">Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</a> folgende Eigenschaften verlangt:</p>
      <ul>
        <li>Verfügbarkeit klarer, sauber definierter Schnittstellen</li>
        <li>Kommunikation mit der Außenwelt (zum Beispiel mit anderen Komponenten) ausschließlich über die definierten Schnittstellen</li>
        <li>Anpassung an bestimmte Anwendungsumgebungen (Customizing) nur über die Schnittstellen</li>
        <li>Realisierungsspezifika bleiben dem Benutzer verborgen (Blackbox-Sichtweise)</li>
      </ul>
      <p class="VModellXTTextbody">Nicht nur für die Neuentwicklung kann die Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref9b5bfb31211a99">Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</a> verwendet werden. Auch für Weiterentwicklung und Migration von Altsystemen kommt diese Vorgehensweise in Frage. Hier ist zusätzlich eine →<a href="b9aef9e5732a2b.html#refb9aef9e5732a2b">Altsystemanalyse</a> zu erstellen. Die Durchführung einer Altsystemanalyse ist abhängig vom Zustand des Altsystems beziehungsweise seiner Dokumentation und erfolgt im Rahmen der Spezifikation des Gesamtsystems (→<a href="1353cfb30c95ca5.html#ref1353cfb30c95ca5">System spezifiziert</a>).</p>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Ablauf</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-ANKomponenten.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-ANKomponenten.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration58">38</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementwicklung (AN) </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die Entscheidungspunkte der komponentenbasierten Systementwicklung sowie der Ablauf eines Entwicklungszyklus sind in <a href="#seqrefIllustration58">Abbildung 38</a> dargestellt. Im Folgenden wird anhand der durchlaufenen Entscheidungspunkte der Ablauf einer →<a href="44e3fbda665f67.html#ref10c221089afdd6fb">Iteration</a> zur Systementwicklung beschrieben:</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration59">39</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 1 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Vom →<a href="44e3fbda665f67.html#ref14423fbe91c490e">Auftraggeber</a> erhält der →<a href="44e3fbda665f67.html#refa4d6fbe91c5bb7">Auftragnehmer</a> eine Ausschreibung mit den Anforderungen an das zu entwickelnde System. Nach Prüfung der Anforderungen entscheidet der Auftragnehmer, ob ein Angebot für diese Ausschreibung in wirtschaftlicher und strategischer Hinsicht sinnvoll ist. Abhängig von der Entscheidung erfolgt die interne Genehmigung des Projekts (→<a href="de21fb30c4aec0.html#refde21fb30c4aec0">Projekt genehmigt</a>).</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJD1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJD1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration60">40</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 2 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wurde das Projekt genehmigt, wird das Projekt im kleinen Rahmen definiert, indem einfache Versionen der →<a href="44e3fbda665f67.html#ref13cedfbe915cde9">Produkt</a> →<a href="7d9bf684e9bf2c.html#ref7d9bf684e9bf2c">Projekthandbuch</a> und →<a href="6f1cf684ebbabd.html#ref6f1cf684ebbabd">QS-Handbuch</a> mit angebotsrelevanten Bestandteilen erstellt werden. Im Entscheidungspunkt →<a href="56f6fb30c54fd7.html#ref56f6fb30c54fd7">Projekt definiert</a> wird untersucht, ob diese Produkte auf dem Weg zum Vertragsschluss angemessen sind.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-AGA1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-AGA1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration61">41</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 3 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach der Projektdefinition erstellt der Auftragnehmer ein →<a href="3dcdf6afae1902.html#ref3dcdf6afae1902">Angebot</a> zu den Anforderungen. Nach Prüfung des Angebots wird entschieden, ob das Angebot an den Auftraggeber übergeben wird (→<a href="3650fb30c844c0.html#ref3650fb30c844c0">Angebot abgegeben</a>).</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration62">42</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 4 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Akzeptiert der Auftraggeber das Angebot, wird ein →<a href="112ecf767279ec5.html#ref112ecf767279ec5">Vertrag</a> zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossen, in dem die Anforderungen an das System, sowie die Rahmenbedingungen des Projekts schriftlich fixiert sind (→<a href="645dfb30c8d591.html#ref645dfb30c8d591">Projekt beauftragt</a> ).</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration63">43</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 5 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nachdem ein Vertrag geschlossen worden ist, wird die Vorgehensweise bei der Systementwicklung, d.h. die bis zur Abnahme zu durchlaufenden Entscheidungspunkte, und der Umfang der umzusetzenden Anforderungen geplant. Außerdem wird geprüft, ob die Produkte →<a href="7d9bf684e9bf2c.html#ref7d9bf684e9bf2c">Projekthandbuch</a> und →<a href="6f1cf684ebbabd.html#ref6f1cf684ebbabd">QS-Handbuch</a> das Projekt angemessen beschreiben und gegebenenfalls erfolgt eine Anpassung. Die unter Umständen noch nicht berücksichtigten Aspekte des Projekt- und Qualitätsmanagements werden nun ausführlicher definiert. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt Iteration geplant zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration64">44</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 6 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Im Projekt werden die im Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> eingeplanten Anforderungen unter Beteiligung des Auftraggebers evaluiert und ein erster Grobentwurf des Systems erstellt. Anforderungen und Grobentwurf werden in der →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> dokumentiert. Das Pflichtenheft ist Grundlage für die weitere Entwicklung des Systems. Wenn bei dem Projekt Weiterentwicklung und Migration eines Altsystems durchgeführt wird, wird im Zusammenhang der Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft) eine →<a href="b9aef9e5732a2b.html#refb9aef9e5732a2b">Altsystemanalyse</a> erstellt. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="1353cfb30c95ca5.html#ref1353cfb30c95ca5">System spezifiziert</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration65">45</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 7</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Ausgehend vom Grobentwurf werden Architekturen für das System sowie alle identifizierten →<a href="2ff8cf07dc77.html#ref2ff8cf07dc77">Unterstützungssystem</a> entworfen. In den Architekturen werden →<a href="44e3fbda665f67.html#ref91fb1075a95a164">Systemelement</a> bis auf die Ebene der HW- und SW-Einheiten identifiziert. Die Anforderungen werden den Systemelementen zugeordnet und spezifiziert. Der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie werden festgelegt. Dies kann für das System und die verschiedenen Unterstützungssysteme unabhängig voneinander geschehen, indem die folgenden Entscheidungspunkte bis zur Lieferung einzeln ausgeplant und möglicherweise zeitlich parallel durchgeführt werden. Ziel ist es, für das System und jedes Unterstützungssystem den Entscheidungspunkt →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA2-K.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA2-K.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration66">46</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 8</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach Erreichen des Entscheidungspunktes →<a href="1353cfb30c95ca5.html#ref1353cfb30c95ca5">System spezifiziert</a> können die Arbeiten am Feinentwurf beginnen. Dies geschieht parallel mit der Erstellung des Systementwurfs im Entscheidungspunkt System entworfen. Dort wird ausgehend von der →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> von den Systemen hin zu den Einheiten (<i>top-down</i>) der Systementwurf entwickelt. Bei der Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref9b5bfb31211a99">Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</a> liegen zusätzlich zur →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> jedoch auch Spezifikationen für Externe SW-/HW-Module vor. Damit sich diese Module in den Systementwurf einbetten lassen, wird der Feinentwurf von den Modulen ausgehend hin zu den Einheiten (<i>bottom-up</i>) erstellt. Bei der parallelen Entwicklung des Systementwurfs und des Feinentwurfs ist darauf zu achten, dass die gemeinsame Schnittstelle, nämlich die →<a href="d4a5f6afc25563.html#refd4a5f6afc25563">SW-Einheit</a>en, →HW-Einheiten und die →<a href="c149fa7d52f02e.html#refc149fa7d52f02e">Externe Einheit</a>, eine schlüssige Darstellung des Entwurfs abbilden. Weiterhin werden der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie festgelegt und gegebenenfalls externe SW-/HW-Spezifikationen für Unteraufträge erstellt. Ziel dieser Aktivitäten ist es parallel zum Systementwurf den Feinentwurf zu erstellen den Entscheidungspunkt →<a href="17fcefb30cad425.html#ref17fcefb30cad425">Feinentwurf abgeschlossen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJA1-IPK.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJA1-IPK.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration67">47</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 9</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Werden im Rahmen des Systementwurfs (Entscheidungspunkt →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a>) →<a href="c149fa7d52f02e.html#refc149fa7d52f02e">Externe Einheit</a>en für einen Unterauftrag identifiziert, so ist vom Auftragnehmer ein Teil-Auftraggeber-Projekt durchzuführen. Als erstes findet eine →<a href="10e83f7fc43c039.html#ref10e83f7fc43c039">Ausschreibung</a> statt und das erste Ziel eines Unterauftrags ist der Entscheidungspunkt →<a href="3176fb30c7aef7.html#ref3176fb30c7aef7">Projekt ausgeschrieben</a>. Die Entscheidungspunkte des Unterauftrags werden wie die entsprechenden Entscheidungspunkte in der Projektdurchführungsstrategie →Vergabe und Durchführung eines Systementwicklungsprojektes (AG) durchgeführt.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SER1-IPK.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SER1-IPK.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration68">48</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 10</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle im Feinentwurf identifizierten HW- und SW-Elemente werden entsprechend den Anforderungen realisiert und einer Prüfung unterzogen. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="cd4bfb30cb8fea.html#refcd4bfb30cb8fea">Systemelemente realisiert</a> zu erreichen. Hierbei ist auch eine iterative Vorgehensweise möglich, bei der nach der Realisierung von einigen Systemelementen des Feinentwurfs der Feinentwurf erweitert wird. Wurden im Rahmen des Feinentwurfs externe SW-/HW-Modul-Spezifikationen erstellt, so können für die Entwicklung der SW-/HW-Module Unteraufträge vergeben werden.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA4-IPK.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA4-IPK.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration69">49</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN)- Schritt 11</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Damit der Feinentwurf und die Realisierung iterativ umgesetzt werden können, ist nach der Realisierung ein Rückschritt zur Erstellung des Feinentwurfs möglich. Bei diesem Schritt werden HW- bzw. SW-Einheiten, die in der vorhergehenden Iteration im Feinentwurf noch nicht berücksichtigt worden sind, im Feinentwurf verfeinert. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="17fcefb30cad425.html#ref17fcefb30cad425">Feinentwurf abgeschlossen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYI2-K.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYI2-K.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration70">50</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 12</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle realisierten HW- und SW-Elemente und auch die Externen Einheiten, die über Unteraufträge bezogen wurden, werden zu Systemelementen und schließlich zum System beziehungsweise zu den Unterstützungssystemen zusammengefügt. Die integrierten Elemente werden einer Prüfung unterzogen. Parallel zur Beauftragung von Externen Einheiten und der projekteigenen Realisierung von Einheiten wird in jedem Fall der Entscheidungspunkt System integriert angesteuert, um die Integrationsfähigkeit der verschiedenen Einheiten zu gewährleisten. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="b168fb30cc4848.html#refb168fb30cc4848">System integriert</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYS2-K.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYS2-K.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration71">51</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 13</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Da in dieser Projektdurchführungsstrategie interne Iterationen durchgeführt werden können, kann eine neue interne Iteration geplant werden. Hierzu ist ein Übergang zum Entscheidungspunkt →<a href="1353cfb30c95ca5.html#ref1353cfb30c95ca5">System spezifiziert</a> möglich, indem die →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> erweitert wird. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-LFD1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-LFD1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration72">52</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 14</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Das zu liefernde Gesamtsystem wird entsprechend den Anforderungen zu einer →<a href="b16ef88ed600f3.html#refb16ef88ed600f3">Lieferung</a> zusammengestellt. Eine Lieferung umfasst das Gesamtsystem, das aus dem System selbst und den Unterstützungssystemen zusammengesetzt wird, sowie gegebenenfalls eine Dokumentation. Zum Entscheidungspunkt →<a href="d6afb30cca67b.html#refd6afb30cca67b">Lieferung durchgeführt</a> wird anhand der Ergebnisse entschieden, ob die Lieferung an den Auftraggeber zur Abnahme übergeben wird.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ABE1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ABE1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration73">53</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 15</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="b16ef88ed600f3.html#refb16ef88ed600f3">Lieferung</a> wird vom Auftraggeber hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen geprüft. Zum Entscheidungspunkt →<a href="6a0ffb30cf8001.html#ref6a0ffb30cf8001">Abnahme erfolgt</a> wird vom Auftraggeber anhand der Ergebnisse entschieden, ob eine →<a href="16c0cf85da65272.html#ref16c0cf85da65272">Abnahmeerklärung</a> erstellt wird oder ob Nachbesserungen durch den Auftragnehmer notwendig sind. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="6a0ffb30cf8001.html#ref6a0ffb30cf8001">Abnahme erfolgt</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration74">54</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 16</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn mehrere Inkremente bei der Systementwicklung vorgesehen sind, kann nach der Abnahme eines Inkrements die detaillierte Planung des nächsten Inkrements in Angriff genommen werden. Zur Planung eines neuen Inkrements werden in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber alle offenen →<a href="14504f96aab8f86.html#ref14504f96aab8f86">Problemmeldung/Änderungsantrag</a> der →<a href="98d3f96abbe68e.html#ref98d3f96abbe68e">Änderungsstatusliste</a> geprüft. Zum Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> wird anhand der Liste entschieden, welche Änderungsanforderungen in das neue Inkrement übernommen und welche vorerst zurückgestellt werden. Ferner wird festgelegt, welche Bestandteile, die noch nicht umgesetzt worden sind, im neuen Inkrement zu berücksichtigen sind. Die Änderungsanforderungen und die offenen Anforderungen der →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> sind Grundlage für einen neuen Entwicklungszyklus. Erneut wird geprüft, ob das →<a href="7d9bf684e9bf2c.html#ref7d9bf684e9bf2c">Projekthandbuch</a> und das →<a href="6f1cf684ebbabd.html#ref6f1cf684ebbabd">QS-Handbuch</a> das Projekt angemessen widerspiegeln. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration75">55</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 17</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Haben Auftraggeber und Auftragnehmer im Vorfeld vereinbart, dass zunächst eine Iteration oder einige wenige Iterationen umgesetzt werden, bevor es zu einer vertraglichen Fixierung des Gesamtumfangs kommt, so kann nach dem Entscheidungspunkt →<a href="6a0ffb30cf8001.html#ref6a0ffb30cf8001">Abnahme erfolgt</a> ein neuer →<a href="112ecf767279ec5.html#ref112ecf767279ec5">Vertrag</a> geschlossen oder ein →<a href="d473f9fac350e8.html#refd473f9fac350e8">Vertragszusatz</a> aufgesetzt werden. Bei öffentlichen Auftraggebern müssen hierbei vergaberechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="645dfb30c8d591.html#ref645dfb30c8d591">Projekt beauftragt</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration76">56</a>: Projektdurchführungsstrategie Komponentenbasierte Systementw. (AN) - Schritt 18 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wurden alle Anforderungen berücksichtigt und gibt es keine offenen Änderungsanträge mehr, wird nach der erfolgten Abnahme entschieden das Projekt abzuschließen. Ein →<a href="17217f684eb681e.html#ref17217f684eb681e">Projektabschlussbericht</a> wird erstellt und an den Auftraggeber übergeben. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="6674fb30d05e5b.html#ref6674fb30d05e5b">Projekt abgeschlossen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTHeading6">Auswahlkriterien</p>
      <table cellspacing="0" id="Table1107Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="12a79fa59c38f76.html#ref12a79fa59c38f76">Projektgegenstand</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">HW-System, HW- und SW-System / Eingebettetes System, SW-System, Systemintegration</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1117Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="ccc5fa59c5eaed.html#refccc5fa59c5eaed">Projektrolle</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">AN mit Unterauftragnehmern, AN ohne Unterauftragnehmer</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1127Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="13948fa59c7640e.html#ref13948fa59c7640e">Systemlebenszyklusausschnitt</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">Entwicklung, Weiterentwicklung und Migration</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1137Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="124cafa59c9a059.html#ref124cafa59c9a059">Fertigprodukte</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">Ja</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <div id="footer">
      <div class="up">
        <hr style="clear:both" />
      </div>
      <div class="down">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="c3cdfb31207000.html">Zurueck</a>] [<a href="fa8bfb31218890.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
    </div>
    <div class="navbar">
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="Projekt-V-Modell-XT.html#toc0">Teil 1: Grundlagen des V-Modells</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="1054cfba6d7ffd6.html#toc35">Teil 2: Eine Tour durch das V-Modell</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="6aa6f7a07a969d.html#toc54">Teil 3: V-Modell-Referenz Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="17bfafba6c8100c.html#toc55">Einleitung</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="11ac7fba6c81d26.html#toc60">Vorgaben und Anleitung zum Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1587bfbca4e9415.html#toc61">Projektmerkmale</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="935dfd47fc625d.html#toc71">Projekttypen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d2fafbca518044.html#toc73">Vorgehensbausteine</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d24afbca520d68.html#toc90">Entscheidungspunkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1500ffbca526ac9.html#toc106">Projektdurchführungsstrategien</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="c3cdfb31207000.html#toc107">Inkrementelle Systementwicklung (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="current">
          <a href="9b5bfb31211a99.html#toc108">Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="fa8bfb31218890.html#toc109">Agile Systementwicklung (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="49c1fb31224f67.html#toc110">Wartung und Pflege von Systemen (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a574fbca536109.html#toc111">Tailoring-Produktabhängigkeiten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="183cfbca5582c8.html#toc117">Vorgehensbausteinindex</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a4a8fd5b2e3073.html#toc118">Vorgehensbausteinindex (alphabetisch)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="55cafbca55ce16.html#toc119">Abbildungsverzeichnis</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="129acf7a07cbd9a.html#toc120">Teil 4: V-Modell-Referenz Rollen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="7b23f7a07ce3c8.html#toc150">Teil 5: V-Modell-Referenz Produkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="11432f7a07f9a6a.html#toc596">Teil 6: V-Modell-Referenz Aktivitäten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="fa7bf7a07cfd49.html#toc823">Teil 7: V-Modell-Referenz Konventionsabbildungen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e696fba6d82de2.html#toc873">Teil 8: Anhang</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e530fba6d8aff5.html#toc907">Teil 9: Vorlagen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="emptyDiv"></div>
    </div>
  </body>
</html>
